%%% ============================================================================
%%% 文件内容：危大工程告知
%%%
%%% 注意应根据项目所在地写明各省市实施细则的文名与文号，若该省市无相关实施细则，
%%% 可只写住建部的规定。
%%%
%%% 各省市危险性较大的分部分项工程相关实施细则如下：
%%%   - 北京市
%%%     + \公文[京建法][2019][11]{关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知}
%%%   - 天津市
%%%     + \公文[津建发][2018][9]{天津市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理办法}
%%%   - 河北省
%%%     + \公文[冀建法改][2019][12]{河北省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则}
%%%   - 山西省
%%%     + \公文[晋建质字][2019][156]{关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知}
%%%   - 内蒙古自治区
%%%     + \公文[呼城建委发][2011][18]{呼和浩特市《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施细则}
%%%   - 辽宁省
%%%     + \公文[辽住建安][2019][8]{辽宁省危大工程安全管理实施细则}
%%%   - 吉林省
%%%     + \公文[吉建规][2019][1]{关于印发《吉林省危险性较大分部分项工程安全管理规定实施细则》的通知}
%%%     + \公文[吉建设][2018][17]{关于加强危大工程勘察设计质量管理的通知}
%%%   - 黑龙江省
%%%     + \公文[黑建工][2020][2]{关于印发《黑龙江省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知}
%%%   - 上海市
%%%     + \公文[沪住建规范][2019][6]{关于印发《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知}
%%%   - 江苏省
%%%     + \公文[苏建质安][2019][378]{江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）}
%%%   - 浙江省
%%%     + \公文[甬建发][2009][162]{关于进一步做好危险性较大的分部分项工程管理工作的若干意见}
%%%     + \公文[慈住建][2015][176]{关于进一步做好危险性较大的分部分项工程管理工作的通知}
%%%     + \公文[绍市建管][2009][89]{关于印发绍兴市区危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知}
%%%     + \公文[金市建建][2017][80]{金华市建筑施工危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则}
%%%   - 安徽省
%%%     + \公文[建质][2018][162]{关于印发《安徽省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》的通知}
%%%   - 福建省
%%%   - 江西省
%%%     + \公文[赣建安][2019][11]{关于印发《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知}
%%%   - 山东省
%%%     + \公文[鲁建质安字][2018][15]{山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则}
%%%   - 河南省
%%%     + \公文[豫建建][2018][30]{河南省住房和城乡建设厅关于贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的通知}
%%%   - 湖北省
%%%     + \公文[鄂建办][2018][343]{湖北省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则}
%%%   - 湖南省
%%%   - 广东省
%%%     + \公文[粤建规范][2019][2]{广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知}
%%%   - 广西壮族自治区
%%%     + \公文[桂建管][2015][63]{贯彻《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施细则}
%%%     + \公文[柳建管字][2010][6]{柳州市建筑工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则}
%%%   - 海南省
%%%   - 重庆市
%%%     + \公文[渝建发][2014][16]{重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则}
%%%   - 四川省
%%%     + \公文*{四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则}
%%%   - 贵州省
%%%   - 云南省
%%%     + \公文[云建规][2018][3]{关于印发《云南省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知}
%%%   - 西藏自治区
%%%   - 陕西省
%%%     + \公文[陕建发][2019][1116]{陕西省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则}
%%%   - 甘肃省
%%%   - 青海省
%%%   - 宁夏回族自治区
%%%   - 新疆维吾尔族自治区
%%%
%%% ============================================================================
本桥主桥属于大型桥梁，其施工过程中存在较多危险性较大的分部分项工程，应根据
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 应查阅项目所在地对危大工程管理实施细则，替换下面的文号。
%%% 若当地无未颁布地方的管理实施细则，则注释下面一句话，只依据建设部办法。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
\公文*{四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则} 
中的相关规定，并结合
%%% ----------------------------------------------------------------------------
建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》制定相对应的施工方案。

建设单位应要求施工单位根据施工图设计图纸结合施工单位常用的施工方式，提前做好施工组织设计；在施工组织设计的基础上，施工单位应在施工前针对危险性较大的分部分项工程的全部情况，单独编制安全技术措施文件，即专项方案；对于超过一定规模危险性较大分部分项工程，依据住建部\公文[建质][2018][31]{关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知}附件 2 所列工程范围的全部内容，相应编制的专项方案应报送专家进行论证。

施工单位应全面熟悉设计图纸，根据施工组织设计，对工程存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，汇编列出所涉及的全部工程部位、节点清单，作为监理单位编制监理规划和实施细则、专家论证、安全措施备案、工程交底、质安监部门日常监督的重要依据。

%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 以下应按 建质[2018]31 号文附件1、2 划定的范围逐项列出本工程中的危大工程。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
本桥在施工过程中存在的危险性较大的分部分项工程包括：
\begin{enumerate}
  \item 基坑工程\par
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%%  危大工程
  %%%  + 开挖深度超过 3m。 
  %%%  + 开挖深度未超过 3m, 但地质条件复杂，影响毗邻建筑物安全。
  %%%  超过一定规模的危大工程
  %%%  + 开挖深度未超过 5m。
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  本桥主塔基础位于水中，承台顶位于河床面以下，承台高 \Myqty{5.5}{m}，塔座位于水中，塔座高 \Myqty{10.9}{m}，常水位水深约 \Myqty{7}{m}，20 年一遇洪水水深约 \Myqty{11}{m}，主墩基础属于深基坑、深水施工，难度及风险较大，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应制定专项施工方案，并经评审论证后方可实施。同时，围堰等的度汛方案应报水务部门批准后实施。
  
  西侧边墩同样位于水中，属于深基坑、水中基础，属于危险性较大的分部分项工程。
  
  其余埋深较深的承台，基坑开挖属于危险性较大的分部分项工程。
  
  本项目需同步实施河道疏浚，作为行洪过水面积补偿，河道边坡的稳定属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

  \item 模板工程及支撑体系\par
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 危大工程
  %%% + 工具式模板：滑模、爬模、飞模、隧道模
  %%% + 混凝土模板支撑工程：（满足下列任意一条）
  %%%   - 搭设高度 5m 以上
  %%%   - 搭设跨度 10m 以上
  %%%   - 施工总荷载 10kN/m2 以上
  %%%   - 集中线荷载 15kN/m 以上
  %%%   - 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件
  %%% + 钢结构安装的满堂支撑体系
  %%% 超过一定规模的危大工程
  %%% + 工具式模板：滑模、爬模、飞模、隧道模
  %%% + 混凝土模板支撑工程：（满足下列任意一条）
  %%%   - 搭设高度  8m 以上
  %%%   - 搭设跨度 18m 以上
  %%%   - 施工总荷载 15kN/m2 以上
  %%%   - 集中线荷载 20kN/m 以上
  %%% + 钢结构安装的满堂支撑体系，单点集中荷载 7kN 及以上
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  
  本桥墩高度高，部分桥墩高墩超过 \Myqty{20}{m}，墩柱采用现浇混凝土结构，模板搭设高度大于 \Myqty{5}{m}，且搭设跨度在 \Myqty{10}{m} 以上，属于危险性较大分项工程。施工前应编制专项施工方案，且在施工过程中注意人员安全、防洪防台风等专项措施。
  
  主塔高度达 \Myqty{173}{m}，支架体系复杂，体量庞大，支架遭遇洪水、大风的风险高，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
  
  主梁少支架、顶推支架高度高、规模大，均属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
  
  临时地锚体积大，深度超过 \Myqty{5}{m}，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

  \item 起重吊装及起重机械安装拆卸工程\par
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 危大工程
  %%% + 非常规起重设备和方法，且单件起吊重量 10kN 及以上
  %%% + 采用起重机械进行安装
  %%% + 起重机械的安装与拆卸
  %%% 超过一定规模的危大工程
  %%% + 非常规起重设备和方法，且单件起吊重量 100kN 及以上
  %%% + 起重量 300kN 及以上，或搭设总高度 200m 及以上，或搭设基础标高在 200m 及
  %%%   以上的起重机械安装和拆卸工程。
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  \begin{itemize}
    \item 主塔吊装工程
  
    本桥主塔采用全钢结构，吊装体总重超过 \Myqty{10000}{t}，高度达到 \Myqty{173}{m}，单节段重量超过 \Myqty{50}{t}，吊装要求高、难度大、施工风险大，属于全桥施工的最大难点，属于超过一定规模的危险性较大的分项工程范围。须编制专项施工方案，评审通过后方可实施。
  
    吊装过程中应明确危险区域，设专人加强安全警戒。吊装过程时设专人关于天气情况，风度达到 \Myqty{15}{m/s}（6级以上）时，吊装作业必须停止。吊挂结构及相关配具应做到齐全、规范、有效，使用前比选经检查合格后方可使用。
  
    高空焊接时施工场地内应清除场地周围易燃易爆物品或进行覆盖隔离等，防止施工构件掉落，做好安全性防护措施。高空焊接应做好防风、保温等工作，保证焊缝质量。

    \item 主梁吊装、顶推工程
  
    主梁钢结构用量超过两万吨，吊装高度超过 \Myqty{25}{m}，桥宽超过 \Myqty{60}{m}，吊装作业量大，难度高，施工过程存在一定风险，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
    
    主梁顶推量约 \Myqty{9500}{t}，最大顶推跨径接近 \Myqty{58}{m}，属于特殊工法施工，应按超过一定规模的危险性较大的分部分项工程处理。
  \end{itemize}

  % \item 脚手架工程\par
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 危大工程
  %%% + 搭设高度 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）
  %%% + 附着式升降脚手架工程。
  %%% + 悬挑式脚手架工程。
  %%% + 高处作业吊篮。
  %%% + 卸料平台、操作平台工程。
  %%% + 异型脚手架工程。
  %%% 超过一定规模的危大工程
  %%% + 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程
  %%% + 提升高度在 150m 及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
  %%% + 分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程。
  %%% --------------------------------------------------------------------------

  % \item 拆除工程\par
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 危大工程
  %%% + 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
  %%% 超过一定规模的危大工程
  %%% + 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩
  %%% 散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
  %%% + 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  
  % \item 暗挖工程\par
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 危大工程
  %%% + 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
  %%% 超过一定规模的危大工程
  %%% + 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  
  \item 其他\par
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  %%% 危大工程
  %%% + 建筑幕墙安装工程。
  %%% + 钢结构、网架和索膜结构安装工程。
  %%% + 人工挖孔桩工程。
  %%% + 水下作业工程。
  %%% + 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
  %%% + 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及
  %%%   地方技术标准的分部分项工程。
  %%% 超过一定规模的危大工程
  %%% + 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
  %%% + 跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
  %%% + 开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
  %%% + 水下作业工程。
  %%% + 重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
  %%% + 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及
  %%%   地方技术标准的分部分项工程。
  %%% --------------------------------------------------------------------------
  \begin{itemize}
    \item 栈桥、水中支架、围堰等度洪
    
    本桥施工措施复杂，有钢栈桥、钻孔桩平台、承台围堰、保通栈桥、主梁顶水中支墩、塔梁段水中支架等，均需做好度洪防洪方案，控制施工风险，并报相关部门审批后方可实施。
  \end{itemize}
\end{enumerate}

%%% --------------------------------------------------------------------------
%%% 另一种方案可以通过填写 危大工程一览.csv 以表格形式表达工程中的
%%% --------------------------------------------------------------------------
% 本工程中涉及到的危大工程详见\cref{tab:危大工程}。
% \begin{table}
%   \caption{主桥危大工程一览表}\label{tab:危大工程}
%   \input{tables/危大工程一览表}
% \end{table}